Verwertung und Verbreitung
comment: Ziel des Arbeitspakets ist die Durchführung der Validierung der Moby Dex-Plattform sowie prototypischer Drittanwendungen. (1) Als Validierungsszenarien für die Moby Dex-Plattform sind als planerische Analysen die beiden Pilotierungsareale Ruhrgebiet (Städte Duisburg und Essen), sowie Baden-Württemberg Region mittlerer Oberrhein vorgegeben. Der Demonstrator umfasst die Ergebnisdarstellung beider Indizes, die vergleichende Globalanalyse und die Vorschlags-Engine. (2) Für die Moby Dex-API werden ein prototypisches BMM auf der Basis von CAS SmartWe / CAS Campus und Integration in die Citizen-App-Basis We.Network, in YM-Standortplanungswerkzeuge und die Locoslab-Geoplattform realisiert. Federführender Integrator ist die CAS Software AG. (3) Zur Validierung von Ausbauvorschlägen wird ein bestehendes Weißflächenkartierungs-Tool aus dem Energiesektor zur Bewertung von verkehrsinfrastrukturellen Vorhaben erweitert und in einem anwenderfreundlichen GIS umgesetzt und dargestellt. Die Umsetzung erfolgt entsprechend der in AP 2 festgelegten Roadmap. Zwischenvalidierungen finden jeweils zu den Auslieferungszeiten des AP 5 M24 und M30 statt. Das AP endet mit einem finalen Nutzertest in M36 zum Projektabschluss.
end: 36
has part: Erarbeitung wirtschaftlicher Verwertungsmöglichkeiten
has part: Erarbeitung wissenschaftlicher Verwertungsmöglichkeiten
has part: Identifikation nachfolgender Forschungsbedarfe inkl. Aufwandsschätzungen
has part: Präsentation und Verbreitung
has part: Veröffentlichung von Teilergebnissen über den MDS und die Mobilithek
has part: Beteiligung an der Begleitforschung
has part: Erstellung eines Produktvideos
index: 7
lead: CISS
start: 1

Erarbeitung wirtschaftlicher Verwertungsmöglichkeiten
has part: Identifikation und Bewertung potenzieller Finanzierungs-, Betreiber-, Geschäfts- und Erlösmodelle
has part: Identifikation von Erweiterungen der bestehenden Geodienste zur Bereistellung von Analysefunktionen
has part: Erweiterung und Adaption von Finanzierungs-, Betreiber-, und Geschäftsmodellen
index: 1

Identifikation und Bewertung potenzieller Finanzierungs-, Betreiber-, Geschäfts- und Erlösmodelle
type: Task
index: 1

index: 1
partner: LOC
pms: 0.5

index: 2
partner: CISS
pms: 0.5

Identifikation von Erweiterungen der bestehenden Geodienste zur Bereistellung von Analysefunktionen
type: Task
index: 2

index: 1
partner: LOC
pms: 0.5

Erweiterung und Adaption von Finanzierungs-, Betreiber-, und Geschäftsmodellen
type: Task
index: 3

index: 1
partner: USI
pms: 2

index: 2
partner: CISS
pms: 1

Erarbeitung wissenschaftlicher Verwertungsmöglichkeiten
has part: Untersuchung weiterer Möglichkeiten zur wiss. Verwertung
index: 2

Untersuchung weiterer Möglichkeiten zur wiss. Verwertung
type: Task
index: 1

index: 1
partner: UDE
pms: 0.5

index: 2
partner: UL
pms: 0.5

Identifikation nachfolgender Forschungsbedarfe inkl. Aufwandsschätzungen
has part: Identifikation angrenzender Forschungsfragen
index: 3

Identifikation angrenzender Forschungsfragen
type: Task
index: 1

index: 1
partner: UDE
pms: 0.5

index: 2
partner: UL
pms: 0.5

Präsentation und Verbreitung
has part: Ergebnispräsentation auf Veranstaltungen, über (soziale) Medien ggü. relevanten Zielgruppen und potenziellen Kunden
has part: Veröffentlichung von Ergebnissen in wissenschaftlichen Artikeln, Fachkonferenzen etc.
index: 4

Ergebnispräsentation auf Veranstaltungen, über (soziale) Medien ggü. relevanten Zielgruppen und potenziellen Kunden
type: Task
index: 1

index: 1
partner: LOC
pms: 1

index: 2
partner: USI
pms: 1

index: 3
partner: CISS
pms: 1

Veröffentlichung von Ergebnissen in wissenschaftlichen Artikeln, Fachkonferenzen etc.
type: Task
index: 2

index: 1
partner: UDE
pms: 1

index: 2
partner: CISS
pms: 1

index: 3
partner: UL
pms: 1

Veröffentlichung von Teilergebnissen über den MDS und die Mobilithek
has part: Veröffentlichung von Modellen und Analysen in der Mobilithek
has part: Prüfung frei veröffentlichbarer Teilergebnisse inkl. Veröffentlichung, falls möglich
index: 5

Veröffentlichung von Modellen und Analysen in der Mobilithek
type: Task
index: 1

index: 1
partner: UDE
pms: 1

index: 2
partner: USI
pms: 1

index: 3
partner: UL
pms: 0.5

Prüfung frei veröffentlichbarer Teilergebnisse inkl. Veröffentlichung, falls möglich
type: Task
index: 2

index: 1
partner: CISS
pms: 0.5

Beteiligung an der Begleitforschung
has part: Teilnahme an und Mitwirkung bei Veranstaltungen der Begleitforschung
index: 6

Teilnahme an und Mitwirkung bei Veranstaltungen der Begleitforschung
type: Task
index: 1

index: 1
partner: LOC
pms: 1

index: 2
partner: UDE
pms: 1

index: 3
partner: USI
pms: 1

index: 4
partner: CISS
pms: 1

index: 5
partner: UL
pms: 0.5

Erstellung eines Produktvideos
has part: Erstellung eines Produktvideos
index: 7

Erstellung eines Produktvideos
type: Task
index: 1

Moby Dex Demonstration und -Integration in Drittanwendungen
comment: Ziel des Arbeitspakets ist die Durchführung der Validierung der Moby Dex-Plattform sowie prototypischer Drittanwendungen. (1) Als Validierungsszenarien für die Moby Dex-Plattform sind als planerische Analysen die beiden Pilotierungsareale Ruhrgebiet (Städte Duisburg und Essen), sowie Baden-Württemberg Region mittlerer Oberrhein vorgegeben. Der Demonstrator umfasst die Ergebnisdarstellung beider Indizes, die vergleichende Globalanalyse und die Vorschlags-Engine. (2) Für die Moby Dex-API werden ein prototypisches BMM auf der Basis von CAS SmartWe / CAS Campus und Integration in die Citizen-App-Basis We.Network, in YM-Standortplanungswerkzeuge und die Locoslab-Geoplattform realisiert. Federführender Integrator ist die CAS Software AG. (3) Zur Validierung von Ausbauvorschlägen wird ein bestehendes Weißflächenkartierungs-Tool aus dem Energiesektor zur Bewertung von verkehrsinfrastrukturellen Vorhaben erweitert und in einem anwenderfreundlichen GIS umgesetzt und dargestellt. Die Umsetzung erfolgt entsprechend der in AP 2 festgelegten Roadmap. Zwischenvalidierungen finden jeweils zu den Auslieferungszeiten des AP 5 M24 und M30 statt. Das AP endet mit einem finalen Nutzertest in M36 zum Projektabschluss.
end: 36
has part: Anwendungsfallbezogene Anforderungsanalyse
has part: Planungswerkzeug für (über-)regionale Mobilitätsplanung
has part: Übergreifendes, integriertes BMM für Unternehmen und Organisationen
has part: Übergreifendes, integriertes BMM für Schulen und Hochschulen
has part: Infrastrukturaufbau-Assistenzwerkzeug
index: 6
lead: CAS
start: 18

Anwendungsfallbezogene Anforderungsanalyse
has part: Recherche und Analyse integrierter BMM-Ansätze für Unternehmen
has part: Analyse rechtlicher Rahmenbedingungen für BMM
has part: Anforderungserhebung und -analyse mit dem RVMO
has part: Anforderungsanalyse für die Mobilitätsplanung
has part: Anforderungsanalyse für das BMM für Hochschulen
has part: Fortgeführte iterative Anforderungsanalyse für das geplante Infrastrukturaufbau-Assistenzwerkzeug (WFK-Tool) bezüglich des Anwendungsszenario Future Mobility-Konzept
has part: Fortgeführte iterative Anforderungsanalyse für das geplante Infrastrukturaufbau-Assistenzwerkzeug (WFK-Tool) bezüglich des Anwendungszenarios Integriertes BMM
index: 1

Recherche und Analyse integrierter BMM-Ansätze für Unternehmen
type: Task
index: 1

index: 1
partner: CAS
pms: 2

Analyse rechtlicher Rahmenbedingungen für BMM
type: Task
index: 2

index: 1
partner: CAS
pms: 1

Anforderungserhebung und -analyse mit dem RVMO
type: Task
index: 3

index: 1
partner: YM
pms: 1

Anforderungsanalyse für die Mobilitätsplanung
type: Task
index: 4

index: 1
partner: LOC
pms: 1

Anforderungsanalyse für das BMM für Hochschulen
type: Task
index: 5

index: 1
partner: UDE
pms: 1

index: 2
partner: UL
pms: 1

Fortgeführte iterative Anforderungsanalyse für das geplante Infrastrukturaufbau-Assistenzwerkzeug (WFK-Tool) bezüglich des Anwendungsszenario Future Mobility-Konzept
type: Task
index: 6

index: 1
partner: MISSING
pms: 1

Fortgeführte iterative Anforderungsanalyse für das geplante Infrastrukturaufbau-Assistenzwerkzeug (WFK-Tool) bezüglich des Anwendungszenarios Integriertes BMM
type: Task
index: 7

index: 1
partner: partner
pms: 1

Planungswerkzeug für (über-)regionale Mobilitätsplanung
has part: Bereitstellung von Prototypen und Validierung mit dem RMVO
has part: Entwicklung von Planungsfunktionen für die Globalanalyse
has part: Unterstützung der Entwicklung von Planungsfunktionen für die Globalanalyse
has part: Unterstützung der Entwicklung von Planungsfunktionen für die Globalanalyse in Bezug auf Bedarfe
has part: Entwicklung des Moby Dex Mobilitätsindex Demonstrators
index: 2

Bereitstellung von Prototypen und Validierung mit dem RMVO
type: Task
index: 1

index: 1
partner: YM
pms: 1

Entwicklung von Planungsfunktionen für die Globalanalyse
type: Task
index: 2

index: 1
partner: LOC
pms: 5

Unterstützung der Entwicklung von Planungsfunktionen für die Globalanalyse
type: Task
index: 3

index: 1
partner: UDE
pms: 1

index: 2
partner: UL
pms: 1

Unterstützung der Entwicklung von Planungsfunktionen für die Globalanalyse in Bezug auf Bedarfe
type: Task
index: 4

index: 1
partner: USI
pms: 2

Entwicklung des Moby Dex Mobilitätsindex Demonstrators
type: Task
index: 5

index: 1
partner: UL
pms: 5

Übergreifendes, integriertes BMM für Unternehmen und Organisationen
has part: Technische Grundkonzeption integriertes betriebliches Mobilitätsmanagement - iBMM
has part: Konzeption innerbetriebliche Bedarfserhebung und -analyse
has part: Erweiterung Konzeption innerbetriebliche Bedarfserhebung und -analyse durch MIV
has part: Konzeption betriebsübergreifende Bedarfsaggregation und -analyse
has part: Erweiterung Konzeption betriebsübergreifende Bedarfsaggregation und -analyse durch MIV
has part: Prototypische agile Umsetzung integriertes BMM-Dashboard
has part: Erweiterung agile Umsetzung integriertes BMM-Dashboard durch MIV
has part: Prototypische agile Umsetzung BMM-Maßnahmenempfehlung
has part: Erweiterung agile Umsetzung BMM-Maßnahmenempfehlung durch MIV
has part: Prototypische agile Umsetzung Nutzerinterface für Mitarbeitende
has part: Erweiterung agile Umsetzung Nutzerinterface für Mitarbeitende durch MIV
has part: Integrierte visuelle Aufbereitung und Analyse
has part: Erweiterung integrierte visuelle Aufbereitung und Analyse durch MIV
has part: Prototypische Anbieter-Anbindung mit regiomove mit raumobil GmbH
has part: Prototyische Interface-Entwicklung für Datenaustausch mit Regionalplanung
index: 3

Technische Grundkonzeption integriertes betriebliches Mobilitätsmanagement - iBMM
type: Task
index: 1

index: 1
partner: CAS
pms: 2

Konzeption innerbetriebliche Bedarfserhebung und -analyse
type: Task
index: 2

index: 1
partner: CAS
pms: 0.5

Erweiterung Konzeption innerbetriebliche Bedarfserhebung und -analyse durch MIV
type: Task
index: 3

index: 1
partner: USI
pms: 0.5

Konzeption betriebsübergreifende Bedarfsaggregation und -analyse
type: Task
index: 4

index: 1
partner: CAS
pms: 0.5

Erweiterung Konzeption betriebsübergreifende Bedarfsaggregation und -analyse durch MIV
type: Task
index: 5

index: 1
partner: USI
pms: 0.5

Prototypische agile Umsetzung integriertes BMM-Dashboard
type: Task
index: 6

index: 1
partner: CAS
pms: 3

Erweiterung agile Umsetzung integriertes BMM-Dashboard durch MIV
type: Task
index: 7

index: 1
partner: USI
pms: 0.5

Prototypische agile Umsetzung BMM-Maßnahmenempfehlung
type: Task
index: 8

index: 1
partner: CAS
pms: 1

Erweiterung agile Umsetzung BMM-Maßnahmenempfehlung durch MIV
type: Task
index: 9

index: 1
partner: USI
pms: 0.5

Prototypische agile Umsetzung Nutzerinterface für Mitarbeitende
type: Task
index: 10

index: 1
partner: CAS
pms: 2

Erweiterung agile Umsetzung Nutzerinterface für Mitarbeitende durch MIV
type: Task
index: 11

index: 1
partner: USI
pms: 0.5

Integrierte visuelle Aufbereitung und Analyse
type: Task
index: 12

index: 1
partner: YM
pms: 2

Erweiterung integrierte visuelle Aufbereitung und Analyse durch MIV
type: Task
index: 13

index: 1
partner: USI
pms: 0.5

Prototypische Anbieter-Anbindung mit regiomove mit raumobil GmbH
type: Task
index: 14

index: 1
partner: CAS
pms: 1

Prototyische Interface-Entwicklung für Datenaustausch mit Regionalplanung
type: Task
index: 15

index: 1
partner: CAS
pms: 1

Übergreifendes, integriertes BMM für Schulen und Hochschulen
has part: Prototypische Übertragung des iBMM-Ansatzes auf Bildungseinrichtungen
has part: Unterstützung und Test des BMM für Hochschulen
index: 4

Prototypische Übertragung des iBMM-Ansatzes auf Bildungseinrichtungen
type: Task
index: 1

index: 1
partner: MISSING
pms: 4

Unterstützung und Test des BMM für Hochschulen
type: Task
index: 2

index: 1
partner: UDE
pms: 1

index: 2
partner: UL
pms: 1

Infrastrukturaufbau-Assistenzwerkzeug
has part: Datenrecherche in den Pilotarealen und ggf. in den Regionen konkreter Vorhaben der assoziierten Partner
has part: Erweiterung des WFK-Tools zur Bewertung von verkehrsinfrastrukturellen Vorhaben
has part: Integration bzw. Einbindung der relevanter Infrastruktur-Daten in das WFK-Tool
has part: Validierung von Ausbauvorschlägen mit dem WFK-Tool
index: 5

Datenrecherche in den Pilotarealen und ggf. in den Regionen konkreter Vorhaben der assoziierten Partner
type: Task
index: 1

index: 1
partner: CISS
pms: 2

Erweiterung des WFK-Tools zur Bewertung von verkehrsinfrastrukturellen Vorhaben
type: Task
index: 2

index: 1
partner: CISS
pms: 3

Integration bzw. Einbindung der relevanter Infrastruktur-Daten in das WFK-Tool
type: Task
index: 3

index: 1
partner: MISSING
pms: 1

Validierung von Ausbauvorschlägen mit dem WFK-Tool
type: Task
index: 4

index: 1
partner: MISSING
pms: 1

Moby Dex-Plattform, UX und API
comment: Ziel des AP5 ist die prototypische Umsetzung der Moby-Dex-Basisplattform unter Zusammenführung der Teilarbeiten aus AP3 und AP4. Das AP umfasst (1) die prototypische Entwicklung der kerntechnischen Funktionen: Integration von Angebots- und Bedarfsindizes und KI-gestützte Gap-Erkennung hinsichtlich variabler Metriken, Trenderkennung, Lösungsidentifikation und -bewertung (YellowMap). Zugehörig ist hierbei zudem das Matching der Ergebnisse mit den RegioStar-Datensätzen zur Ableitung generalisierter Erkenntnisse. Es umfasst weiterhin (2) die Moby-Dex API-Entwicklung und (3) die Nutzerinterface-Entwicklung. Die Umsetzung des AP 5 beginnt in M18 und wird im One-Sprint-Ahead-Verfahren erfolgen. Dazu wird (1) mit den Sprintzyklen von (AP3 und 4), (2) mit jenen des AP 6 (prototypische Drittanwendungen) und hinsichtlich (3) mit den entsprechenden Sprintzyklen des AP 6 und hinsichtlich (3) mit den UX-Design-Sprints dergestalt synchronisiert, dass diese der Implementierung in AP 5 stets einen Sprint vorauslaufen. Meilensteine des AP5 liegen daher in M24 und M30, die finale Version liegt in M36 vor. Das AP 5 untergliedert sich in 5 Tasks:
end: 36
has part: Integrations-, Visualisierungs-, Interaktionskonzept der Moby Dex-Plattform
has part: Agile Basis-Plattformentwicklung
has part: Nutzerinterface-Entwicklung
has part: API-Entwicklung
has part: Iteratives Testing und Refinement
index: 5
lead: YM
start: 18

Integrations-, Visualisierungs-, Interaktionskonzept der Moby Dex-Plattform
has part: Harmonisiertes Zieldatenmodell Angebot und Bedarf
has part: Integrationskonzept für die Angebotsanalyse von ÖPNV
has part: Integrationskonzept für die Angebotsanalyse von Micromobilitätsanbietern
has part: Integrationskonzept für die Mobilitätsbedarfsanalyse
has part: Integrationskonzept für die Ergebnisse aus den RegioStar-Verschneidungen
has part: Integrationskonzept semantischer Daten für Angebot und Bedarf
has part: Workflow-Konzeption zur Integration des Angebots- und Bedarfsindex
has part: Methodenrecherche und -evaluation ausgewählter KI-Funktionen
has part: Methodenrecherche und -evaluation Visualisierung und Interaktion
has part: Harmonisiertes semantisches Zieldatenmodell für Angebot und Bedarf
index: 1

Harmonisiertes Zieldatenmodell Angebot und Bedarf
type: Task
index: 1

index: 1
partner: YM
pms: 0.5

Integrationskonzept für die Angebotsanalyse von ÖPNV
type: Task
index: 2

index: 1
partner: LOC
pms: 1

Integrationskonzept für die Angebotsanalyse von Micromobilitätsanbietern
type: Task
index: 3

index: 1
partner: UDE
pms: 1

Integrationskonzept für die Mobilitätsbedarfsanalyse
type: Task
index: 4

index: 1
partner: USI
pms: 2

Integrationskonzept für die Ergebnisse aus den RegioStar-Verschneidungen
type: Task
index: 5

index: 1
partner: CISS
pms: 1

Integrationskonzept semantischer Daten für Angebot und Bedarf
type: Task
index: 6

index: 1
partner: UL
pms: 2

Workflow-Konzeption zur Integration des Angebots- und Bedarfsindex
type: Task
index: 7

index: 1
partner: CAS
pms: 1

index: 2
partner: YM
pms: 0.5

Methodenrecherche und -evaluation ausgewählter KI-Funktionen
type: Task
index: 8

index: 1
partner: YM
pms: 1

Methodenrecherche und -evaluation Visualisierung und Interaktion
type: Task
index: 9

index: 1
partner: CAS
pms: 0.5

index: 2
partner: YM
pms: 1

Harmonisiertes semantisches Zieldatenmodell für Angebot und Bedarf
type: Task
index: 10

index: 1
partner: UL
pms: 2

Agile Basis-Plattformentwicklung
has part: Integration des ÖPNV-Angebots und der Zuverlässigkeit
has part: Integration des Micromobilitätsangebots
has part: Integration des Mobilitätsbedarfs
has part: Unterstützung Angebotsindex-Integration
has part: Raumbezogene Gab-Analyse auf Basis der RegioStar-Verschneidungen aus AP 3 und AP 4
has part: Integration der Ergebnisse aus den RegioStar-Verschneidungen
has part: Entwicklung höherwertige Funktionen Auswertung – geotemporale Trenderkennung
has part: Entwicklung höherwertige Funktionen Auswertung – GapAnalyse
has part: Entwicklung höherwertige Funktionen – Recommendation
has part: Entwicklung erweiterter semantischer Funktionen für die Wissensgraphplattform
index: 2

Integration des ÖPNV-Angebots und der Zuverlässigkeit
type: Task
index: 1

index: 1
partner: LOC
pms: 3

Integration des Micromobilitätsangebots
type: Task
index: 2

index: 1
partner: UDE
pms: 2

Integration des Mobilitätsbedarfs
type: Task
index: 3

index: 1
partner: USI
pms: 3

Unterstützung Angebotsindex-Integration
type: Task
index: 4

index: 1
partner: CAS
pms: 1

index: 2
partner: YM
pms: 0.5

Raumbezogene Gab-Analyse auf Basis der RegioStar-Verschneidungen aus AP 3 und AP 4
type: Task
index: 5

index: 1
partner: CISS
pms: 4

Integration der Ergebnisse aus den RegioStar-Verschneidungen
type: Task
index: 6

index: 1
partner: CISS
pms: 1

Entwicklung höherwertige Funktionen Auswertung – geotemporale Trenderkennung
type: Task
index: 7

index: 1
partner: YM
pms: 1

Entwicklung höherwertige Funktionen Auswertung – GapAnalyse
type: Task
index: 8

index: 1
partner: YM
pms: 1

Entwicklung höherwertige Funktionen – Recommendation
type: Task
index: 9

index: 1
partner: YM
pms: 1

Entwicklung erweiterter semantischer Funktionen für die Wissensgraphplattform
type: Task
index: 10

index: 1
partner: UL
pms: 4

Nutzerinterface-Entwicklung
has part: Entwicklung UX-Dashboard-Elemente mit integrierten MoIn-Vorarbeiten
has part: Entwicklung Demonstrator 2D-Visualisierung
has part: Entwicklung von Angebotsvisiualisierungen
has part: Konzeption und Umsetzung von Mobilitätsbedarfsvisualisierungen
has part: Weiterentwicklung Demonstrator dynamische 3D-Visualisierung
has part: Weiterentwicklung Demonstrator Interative Analytik
has part: Weiterentwicklung Demonstrator Recommendation
has part: Weiterentwicklung Demonstrator MoIn
index: 3

Entwicklung UX-Dashboard-Elemente mit integrierten MoIn-Vorarbeiten
type: Task
index: 1

index: 1
partner: CAS
pms: 0.5

index: 2
partner: YM
pms: 1

Entwicklung Demonstrator 2D-Visualisierung
type: Task
index: 2

index: 1
partner: partner
pms: 0.5

Entwicklung von Angebotsvisiualisierungen
type: Task
index: 3

index: 1
partner: LOC
pms: 3

Konzeption und Umsetzung von Mobilitätsbedarfsvisualisierungen
type: Task
index: 4

index: 1
partner: USI
pms: 3

Weiterentwicklung Demonstrator dynamische 3D-Visualisierung
type: Task
index: 5

index: 1
partner: YM
pms: 2

Weiterentwicklung Demonstrator Interative Analytik
type: Task
index: 6

index: 1
partner: YM
pms: 1.5

Weiterentwicklung Demonstrator Recommendation
type: Task
index: 7

index: 1
partner: YM
pms: 1

Weiterentwicklung Demonstrator MoIn
type: Task
index: 8

index: 1
partner: UL
pms: 2

API-Entwicklung
has part: Anforderungsbasierte Moby Dex API-Spezifikation Funktionsumfang und Modularisierung
has part: Moby-Dex-API-Implementierung für Mobilitätsangebot
has part: Moby-Dex-API-Implementierung für Mobilitätsbedarf
has part: Moby-Dex-API-Implementierung
index: 4

Anforderungsbasierte Moby Dex API-Spezifikation Funktionsumfang und Modularisierung
type: Task
index: 1

index: 1
partner: YM
pms: 0.5

index: 2
partner: CISS
pms: 0.5

Moby-Dex-API-Implementierung für Mobilitätsangebot
type: Task
index: 2

index: 1
partner: LOC
pms: 2

Moby-Dex-API-Implementierung für Mobilitätsbedarf
type: Task
index: 3

index: 1
partner: USI
pms: 2

Moby-Dex-API-Implementierung
type: Task
index: 4

index: 1
partner: CAS
pms: 0.5

index: 2
partner: YM
pms: 1

index: 3
partner: CISS
pms: 1.5

index: 4
partner: UL
pms: 2

Iteratives Testing und Refinement
has part: YM-Komponentenbezogene Testdurchführung, -auswertung und Refinement
has part: USI-Komponentenbezogene Testdurchführung, -auswertung und Refinement
has part: Iterative Verfeinerung und Test der Mobilitätsangebotsintegration
index: 5

YM-Komponentenbezogene Testdurchführung, -auswertung und Refinement
type: Task
index: 1

index: 1
partner: CAS
pms: 0.5

index: 2
partner: YM
pms: 1

USI-Komponentenbezogene Testdurchführung, -auswertung und Refinement
type: Task
index: 2

index: 1
partner: USI
pms: 1

Iterative Verfeinerung und Test der Mobilitätsangebotsintegration
type: Task
index: 3

index: 1
partner: LOC
pms: 1

Mobilitätsbedarfsanalyse
comment: Das Ziel des AP4 besteht in der Entwicklung und Optimierung der Mobilitätsbedarfsanalyse aus FCD und anonymisierten Mobilfunkbewegungsdaten in Verbindung mit punktuell gewonnenen absoluten Erfassungsdaten – bspw. aus Verkehrssensoren und (aggregierten) Unternehmensdaten. Mit diesen Datenquellen und entsprechenden zu konzeptionierenden und umzusetzenden Analytics-Werkzeugen ist es möglich eine Vielzahl von relevanten Analysen durchzuführen. Dazu gehören u.a. das Verkehrsaufkommen auf Straße und Schiene, Verlustzeiten, Quelle-Ziel-Analysen, Parksuchverkehre. Analog zu AP 3 wird die Verarbeitung als dekomponierte Filterung und Integration, Vorverarbeitung (Harmonisierung, QI) in Form kompositionsfähiger Microservices Serviceorchestrierung prototypisch entwickelt. Die KI-Komponente zur Datenkorrektur wird parallel entwickelt und als integrationsfähiger Microservice ausgeliefert. Als Grundlage für die Umsetzung wird die USI-Datenplattform UrbanPulse verwendet, welche mit dem USI Analytics Stack bestückt wird. Dadurch entsteht ein solider und zukunftsfähiger Baustein der Mobi Dex Plattform, welche als System of Systems (siehe oben) konzeptioniert und mit den Teillösungen aus AP3 verbunden wird. Die Ergebnisse werden entsprechend der Anforderungen (AP2) ausgeliefert. Die Anbindung an die übergeordnete Moby-Dex-Plattform kann aufgrund der vorhandenen Interfaces der Urban Pulse vermutlich mittels vorhandener Interfaces erfolgen. Zudem werden die resultierenden Indizes mit dem RegioStar-Datensatz zur Ableitung raumspezifischer Aussagen verschnitten. Die Umsetzung erfolgt agil mit 2 Zwischenmeilensteinen (M18, M24) und finaler Auslieferung (M30).
end: 32
has part: Konzeption Microservicebasierter Workflows zur Integration und Veredelung sowie Interfaces
has part: Technologieevaluation und Konzeption KI-Ansätze zur Datenkorrektur / -vervollständigung:
has part: Mobilitätsbedarfsanalyse – Umsetzung, Auslieferung, Erprobung v1-v3:
has part: Umsetzung Microservicebasierter Workflows und Mobilitätsbedarfsanalysen v1-v3:
has part: Verschneidung mit RegioStar-Daten v1-v3:
has part: Integration Moby Dex Plattform
index: 4
lead: USI
start: 10

Konzeption Microservicebasierter Workflows zur Integration und Veredelung sowie Interfaces
has part: Konzeption Microservicebasierter Workflows zur Integration und Veredelung sowie Interfaces für FCD, Mobilfunkbewegungsdaten, ggf. Verkehrssystemen, Sensor-Backends
has part: Mitwirkung beim Schnittstellendesign
has part: Mitwirkung bei approximativer Gesamtbedarfsermittlung aus mehreren Quellen
has part: Prototyp. Entwicklung exp. Schnittstellen für organisationsbez. Bedarfsmeldungen
has part: Prototyp. Entwicklung heuristischer Bedarfsabschätzungen für Standorte
has part: Konzeption und prototyp. Entwicklung Bedarfsaggregation von Unternehmen
index: 1

Konzeption Microservicebasierter Workflows zur Integration und Veredelung sowie Interfaces für FCD, Mobilfunkbewegungsdaten, ggf. Verkehrssystemen, Sensor-Backends
type: Task
index: 1

index: 1
partner: USI
pms: 3.5

Mitwirkung beim Schnittstellendesign
type: Task
index: 2

index: 1
partner: UDE
pms: 1

index: 2
partner: LOC
pms: 1

index: 3
partner: YM
pms: 0.5

index: 4
partner: CAS
pms: 0.5

index: 5
partner: UL
pms: 1.5

Mitwirkung bei approximativer Gesamtbedarfsermittlung aus mehreren Quellen
type: Task
index: 3

index: 1
partner: CAS
pms: 0.5

index: 2
partner: YM
pms: 1

Prototyp. Entwicklung exp. Schnittstellen für organisationsbez. Bedarfsmeldungen
type: Task
index: 4

index: 1
partner: CAS
pms: 1

index: 2
partner: YM
pms: 1

Prototyp. Entwicklung heuristischer Bedarfsabschätzungen für Standorte
type: Task
index: 5

index: 1
partner: CAS
pms: 1

index: 2
partner: YM
pms: 1.5

Konzeption und prototyp. Entwicklung Bedarfsaggregation von Unternehmen
type: Task
index: 6

index: 1
partner: CAS
pms: 1

index: 2
partner: YM
pms: 1.5

Technologieevaluation und Konzeption KI-Ansätze zur Datenkorrektur / -vervollständigung:
has part: Technologieevaluation und Konzeption KI-Ansätze zur Datenkorrektur / -vervollständigung für FCD
has part: Technologieevaluation und Konzeption KI-Ansätze zur Datenkorrektur / -vervollständigung für Mobilfunkbewegungsdaten
has part: Technologieevaluation und Konzeption KI-Ansätze zur Datenkorrektur / -vervollständigung für Sensor-Backends
index: 2

Technologieevaluation und Konzeption KI-Ansätze zur Datenkorrektur / -vervollständigung für FCD
type: Task
index: 1

index: 1
partner: USI
pms: 1.5

Technologieevaluation und Konzeption KI-Ansätze zur Datenkorrektur / -vervollständigung für Mobilfunkbewegungsdaten
type: Task
index: 2

index: 1
partner: USI
pms: 1.5

Technologieevaluation und Konzeption KI-Ansätze zur Datenkorrektur / -vervollständigung für Sensor-Backends
type: Task
index: 3

index: 1
partner: USI
pms: 1.5

Mobilitätsbedarfsanalyse – Umsetzung, Auslieferung, Erprobung v1-v3:
has part: Konzeption Mobilitätsbedarfsanalyse
has part: Umsetzung Mobilitätsbedarfsanalyse
has part: Mitwirkung bei der Erprobung und Validierung
has part: Unterstützung bei der Konzeption von Analytikfunktionnen zur Ableitung von Moby Dex-Indizes (ÖPNV-Angebot), welche raumspezifisch analysiert werden können
index: 3

Konzeption Mobilitätsbedarfsanalyse
type: Task
index: 1

index: 1
partner: USI
pms: 2.5

Umsetzung Mobilitätsbedarfsanalyse
type: Task
index: 2

index: 1
partner: USI
pms: 3.5

Mitwirkung bei der Erprobung und Validierung
type: Task
index: 3

index: 1
partner: UDE
pms: 1

index: 2
partner: LOC
pms: 1

index: 3
partner: YM
pms: 0.5

index: 4
partner: CAS
pms: 1

index: 5
partner: UL
pms: 1.5

Unterstützung bei der Konzeption von Analytikfunktionnen zur Ableitung von Moby Dex-Indizes (ÖPNV-Angebot), welche raumspezifisch analysiert werden können
type: Task
index: 4

index: 1
partner: CISS
pms: 1

Umsetzung Microservicebasierter Workflows und Mobilitätsbedarfsanalysen v1-v3:
has part: Umsetzung Microservicebasierter Workflows auf UrbanPulse
has part: Adaption und Erweiterung Anlytics-Stack für UrbanPulse
has part: Umsetzung Mobilitätsbedarfsanalysen UrbanPulse
index: 4

Umsetzung Microservicebasierter Workflows auf UrbanPulse
type: Task
index: 1

index: 1
partner: USI
pms: 3

Adaption und Erweiterung Anlytics-Stack für UrbanPulse
type: Task
index: 2

index: 1
partner: USI
pms: 2

Umsetzung Mobilitätsbedarfsanalysen UrbanPulse
type: Task
index: 3

index: 1
partner: USI
pms: 1

Verschneidung mit RegioStar-Daten v1-v3:
has part: Konzeption der Moby Dex-Indizes (Mobilitätsbedarf)
has part: Konzeption zur Verschneidung der Moby Dex-Indizes (Mobilitätsbedarf) mit den RegioStar-Daten
has part: Softwareentwicklung zur Verschneidung der Moby Dex-Indizes (Mobilitätsbedarf) mit den RegioStar-Daten
has part: Ergebnisanalyse inkl. Visualisierung und Demonstration bezüglich des raumspezifischen Mobilitätsbedarfs
index: 5

Konzeption der Moby Dex-Indizes (Mobilitätsbedarf)
type: Task
index: 1

index: 1
partner: USI
pms: 1.5

Konzeption zur Verschneidung der Moby Dex-Indizes (Mobilitätsbedarf) mit den RegioStar-Daten
type: Task
index: 2

index: 1
partner: USI
pms: 1

Softwareentwicklung zur Verschneidung der Moby Dex-Indizes (Mobilitätsbedarf) mit den RegioStar-Daten
type: Task
index: 3

index: 1
partner: CISS
pms: 3

Ergebnisanalyse inkl. Visualisierung und Demonstration bezüglich des raumspezifischen Mobilitätsbedarfs
type: Task
index: 4

index: 1
partner: CISS
pms: 2

Integration Moby Dex Plattform
has part: Integration in die Moby Dex Plattform
has part: Mitwirkung bei der Integration in die Moby Dex Plattform
has part: Integration der Ergebnisse der RegioStar-Verschneidung in die Moby Dex Plattform
index: 6

Integration in die Moby Dex Plattform
type: Task
index: 1

index: 1
partner: USI
pms: 3

Mitwirkung bei der Integration in die Moby Dex Plattform
type: Task
index: 2

index: 1
partner: UDE
pms: 1

index: 2
partner: LOC
pms: 1

index: 3
partner: YM
pms: 0.5

index: 4
partner: CAS
pms: 1.5

index: 5
partner: UL
pms: 1

Integration der Ergebnisse der RegioStar-Verschneidung in die Moby Dex Plattform
type: Task
index: 3

index: 1
partner: CISS
pms: 1

ÖPNV-Angebotsanalyse
comment: Ziel des AP3 ist die automatisierte ÖPNV-Angebotsanalyse. Es umfasst die Entwicklung der automatisierten, verteilten ÖPNV-Angebotsanalyse. Dazu gehören die erweiterte Quellrecherche und -analyse, die Dekomposition der quellspezifischen Datenintegrations-, -vorverarbeitungs-, Caching, QI- und der Analytikfunktionen in gekapselte Services und deren prototypische Implementierung. Zudem wird ein Matching der resultierenden Indizes auf die RegioStar-Raumtypen zur Ableitung raumspezifischer Aussagen durchgeführt. Datenseitig wird entsprechend der Anforderungen (AP2) ein Interface zur Anbindung externer Metadaten (wie POI-Daten, Verkehrsmittelinformation etc.) umgesetzt. Die KI-Erweiterung zur Datenergänzung wird auf dem vorstrukturierten Datenbestand parallel entwickelt und als integrationsfähiger Microservice ausgeliefert. Gemäß dem System of Systems-Ansatz wird die Komponente zur Angebotsanalyse als eigenständiges Modul entwickelt und ein API-basiertes Integrationskonzept für die darauf aufbauende Moby-Dex-Plattform entwickelt. Die Umsetzung erfolgt agil auf der Grundlage der in AP2 identifizierten Anforderungen und der Zieldatenstruktur. Die Umsetzung erfolgt agil mit 2 Zwischenmeilensteinen (M18, M24) und finaler Auslieferung (M30).
end: 30
has part: Erweiterte Datenrecherche und Konnektorenentwicklung
has part: Microservicekonzept mit Modellen zur effizienten Datenrepräsentation
has part: Konzeption der Analytikfunktionen und Schnittstellenentwurf für (Meta-)Daten
has part: Vorhersagemodelle für Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit
has part: Umsetzung von Workflows zur Indexberechnung
has part: Verschneidung mit RegioStar-Daten
has part: Integration Moby Dex Plattform
index: 3
lead: UDE
start: 10

Erweiterte Datenrecherche und Konnektorenentwicklung
has part: Erweiterte Datenrecherche mit Fokus auf MDS
has part: Erweiterte Datenrecherche mit Fokus auf Mobilithek
has part: Bereitstellung eines Datenkonnektors für ÖPNV-Soll-Werte
has part: Bereitstellung eines Datenkonnektors für ÖPNV-Ist-Werte
has part: Bereitstellung eines Datenkonnektors für Mikromobilitätsangebote
has part: Konzeption und Umsetzung eines Datenkonnektors für Intermodale Angebote
has part: Entwicklung einer Datenschnittstelle zu Regiomove
has part: Integration relevanter SmartMaps-Funktionen geo-Autocomplete, Routing und Wetter-API
has part: Integration einer Datenschnittstelle YM-Places
has part: Integration einer Datenschnittstelle EBID-Unternehmensdaten
has part: Anbindung relevanter Datenkonnektoren an die semantische Plattform
index: 1

Erweiterte Datenrecherche mit Fokus auf MDS
type: Task
index: 1

index: 1
partner: UDE
pms: 0.5

Erweiterte Datenrecherche mit Fokus auf Mobilithek
type: Task
index: 2

index: 1
partner: LOC
pms: 0.5

Bereitstellung eines Datenkonnektors für ÖPNV-Soll-Werte
type: Task
index: 3

index: 1
partner: LOC
pms: 1

Bereitstellung eines Datenkonnektors für ÖPNV-Ist-Werte
type: Task
index: 4

index: 1
partner: LOC
pms: 1.5

Bereitstellung eines Datenkonnektors für Mikromobilitätsangebote
type: Task
index: 5

index: 1
partner: UDE
pms: 1.5

Konzeption und Umsetzung eines Datenkonnektors für Intermodale Angebote
type: Task
index: 6

index: 1
partner: USI
pms: 3

Entwicklung einer Datenschnittstelle zu Regiomove
type: Task
index: 7

index: 1
partner: YM
pms: 1

Integration relevanter SmartMaps-Funktionen geo-Autocomplete, Routing und Wetter-API
type: Task
index: 8

index: 1
partner: partner
pms: 0.5

Integration einer Datenschnittstelle YM-Places
type: Task
index: 9

index: 1
partner: YM
pms: 1

Integration einer Datenschnittstelle EBID-Unternehmensdaten
type: Task
index: 10

index: 1
partner: CAS
pms: 3.5

Anbindung relevanter Datenkonnektoren an die semantische Plattform
type: Task
index: 11

index: 1
partner: UL
pms: 2

Microservicekonzept mit Modellen zur effizienten Datenrepräsentation
has part: Design von Modellen zur kompakten Speicherung des ÖPNV Soll-Angebots
has part: Design von Modellen für das Ist-Angebot des ÖPNV- und von Micromobilitätsanbietern
has part: Design von Modellen für die intermodalen Bedarfe
has part: Prototypische Umsetzung einer semantischen Datenschnittstelle
has part: Entwicklung von datenquellenspezifischen Zugriffsschnittstellen
has part: Umsetzung von Zugriffsschnittstellen für die intermodalen Bedarfe
has part: Prototypische Umsetzung der Modelle und Schnittstellen als Microservices
index: 2

Design von Modellen zur kompakten Speicherung des ÖPNV Soll-Angebots
type: Task
index: 1

index: 1
partner: LOC
pms: 1

Design von Modellen für das Ist-Angebot des ÖPNV- und von Micromobilitätsanbietern
type: Task
index: 2

index: 1
partner: UDE
pms: 2

Design von Modellen für die intermodalen Bedarfe
type: Task
index: 3

index: 1
partner: USI
pms: 2

Prototypische Umsetzung einer semantischen Datenschnittstelle
type: Task
index: 4

index: 1
partner: UL
pms: 1

Entwicklung von datenquellenspezifischen Zugriffsschnittstellen
type: Task
index: 5

index: 1
partner: UDE
pms: 1

Umsetzung von Zugriffsschnittstellen für die intermodalen Bedarfe
type: Task
index: 6

index: 1
partner: USI
pms: 1

Prototypische Umsetzung der Modelle und Schnittstellen als Microservices
type: Task
index: 7

index: 1
partner: UDE
pms: 1

index: 2
partner: LOC
pms: 1

index: 3
partner: USI
pms: 1

index: 4
partner: UL
pms: 1

Konzeption der Analytikfunktionen und Schnittstellenentwurf für (Meta-)Daten
has part: Konzeption von Analytikfunktionen zur Aggregation der Angebote
has part: Konzeption von Analytikfunktionen zur Aggregation der Mobilitätsbedarfe
has part: Bereitstellung von Schnittstellen für die Anbindung der Raumtopologie
has part: Konzeption und prototypische Implementierung witterungsbezogener Analysen
has part: Konzeption und prototypische Implementierung Standort-Analysen
has part: Konzeption und prototypische Implementierung Analyse/Filter Barrierefreiheit
has part: Unterstützung bei der Konzeption von Analytikfunktionen zur Ableitung von Moby Dex-Indizes (ÖPNV-Angebot), welche raumspezifisch analysiert werden können
has part: Unterstützung bei der Konzeption bei der Anbindung semantischer Daten
index: 3

Konzeption von Analytikfunktionen zur Aggregation der Angebote
type: Task
index: 1

index: 1
partner: UDE
pms: 1

Konzeption von Analytikfunktionen zur Aggregation der Mobilitätsbedarfe
type: Task
index: 2

index: 1
partner: USI
pms: 1

Bereitstellung von Schnittstellen für die Anbindung der Raumtopologie
type: Task
index: 3

index: 1
partner: UDE
pms: 1

index: 2
partner: USI
pms: 1

Konzeption und prototypische Implementierung witterungsbezogener Analysen
type: Task
index: 4

index: 1
partner: YM
pms: 1

Konzeption und prototypische Implementierung Standort-Analysen
type: Task
index: 5

index: 1
partner: CAS
pms: 1.5

index: 2
partner: YM
pms: 0.5

Konzeption und prototypische Implementierung Analyse/Filter Barrierefreiheit
type: Task
index: 6

index: 1
partner: YM
pms: 1

Unterstützung bei der Konzeption von Analytikfunktionen zur Ableitung von Moby Dex-Indizes (ÖPNV-Angebot), welche raumspezifisch analysiert werden können
type: Task
index: 7

index: 1
partner: CISS
pms: 1

Unterstützung bei der Konzeption bei der Anbindung semantischer Daten
type: Task
index: 8

index: 1
partner: UL
pms: 1

Vorhersagemodelle für Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit
has part: Auswahl der zu untersuchenden Vorhersagemethode auf Basis der Dateneigenschaften
has part: Umsetzung des Vorhersageverfahrens für die Zuverlässigkeit (insbes. ÖPNV)
has part: Umsetzung des Vorhersageverfahrens für die Verfügbarkeit (insbes. Micromobilität)
has part: Umsetzung des Vorhersageverfahrens für die Verfügbarkeit (insbes. intermodale Mobilität)
has part: Umsetzung des Vorhersageverfahrens für die Verfügbarkeit
has part: Konzeption und experimentelle Umsetzung Kapazitätsauslastung
has part: Systematische Validierung der Leistungseigenschaften der ausgewählten Verfahren
index: 4

Auswahl der zu untersuchenden Vorhersagemethode auf Basis der Dateneigenschaften
type: Task
index: 1

index: 1
partner: UDE
pms: 1

index: 2
partner: USI
pms: 1

Umsetzung des Vorhersageverfahrens für die Zuverlässigkeit (insbes. ÖPNV)
type: Task
index: 2

index: 1
partner: UDE
pms: 1

Umsetzung des Vorhersageverfahrens für die Verfügbarkeit (insbes. Micromobilität)
type: Task
index: 3

index: 1
partner: UDE
pms: 1

Umsetzung des Vorhersageverfahrens für die Verfügbarkeit (insbes. intermodale Mobilität)
type: Task
index: 4

index: 1
partner: USI
pms: 3.5

Umsetzung des Vorhersageverfahrens für die Verfügbarkeit
type: Task
index: 5

index: 1
partner: UL
pms: 1

Konzeption und experimentelle Umsetzung Kapazitätsauslastung
type: Task
index: 6

index: 1
partner: CAS
pms: 1.5

index: 2
partner: YM
pms: 0.5

Systematische Validierung der Leistungseigenschaften der ausgewählten Verfahren
type: Task
index: 7

index: 1
partner: UDE
pms: 1

Umsetzung von Workflows zur Indexberechnung
has part: Evaluation und Auswahl der technischen Basis zur Automatisierung der Workflows
has part: Iterative Implementierung und Test der Workflows zur Indexberechnung
has part: Validierung der Workflows zur Indexberechnung
has part: Unterstützung bei der Konzeption bei der Anbindung semantischer Daten
index: 5

Evaluation und Auswahl der technischen Basis zur Automatisierung der Workflows
type: Task
index: 1

index: 1
partner: UDE
pms: 1

Iterative Implementierung und Test der Workflows zur Indexberechnung
type: Task
index: 2

index: 1
partner: UDE
pms: 2

Validierung der Workflows zur Indexberechnung
type: Task
index: 3

index: 1
partner: LOC
pms: 1

index: 2
partner: CAS
pms: 0.5

Unterstützung bei der Konzeption bei der Anbindung semantischer Daten
type: Task
index: 4

index: 1
partner: UL
pms: 1

Verschneidung mit RegioStar-Daten
has part: Softwareentwicklung zur Verschneidung der Moby Dex-Indizes (ÖPNV-Angebot) mit den RegioStar-Daten
has part: Ergebnisanalyse inkl. Visualisierung und Demonstration bezüglich des raumspezifischen ÖPNV-Angebots
index: 6

Softwareentwicklung zur Verschneidung der Moby Dex-Indizes (ÖPNV-Angebot) mit den RegioStar-Daten
type: Task
index: 1

index: 1
partner: CISS
pms: 3

Ergebnisanalyse inkl. Visualisierung und Demonstration bezüglich des raumspezifischen ÖPNV-Angebots
type: Task
index: 2

index: 1
partner: CISS
pms: 2

Integration Moby Dex Plattform
has part: Integration der Ergebnisse der RegioStar-Verschneidung in die Moby Dex Plattform
index: 7

Integration der Ergebnisse der RegioStar-Verschneidung in die Moby Dex Plattform
type: Task
index: 1

index: 1
partner: CISS
pms: 1

Anforderungsmanagement und verteilte Infrastruktur
comment: Ziel des Arbeitspakets ist die systematische Erfassung und Verwaltung der Anforderungen sowie die Bereitstellung einer leistungsfähigen verteilten Infrastruktur zur Verarbeitung der Daten. Es umfasst somit: (1) Die initiale und kontinuierliche Anforderungserhebung und entsprechende Werkzeugunterstützung mit Redmine (Anforderungen), Gitea (Versionsverwaltung) sowie Volere (die Erfassung der Use Cases auf Basis eines iterativen Kooperationsprozesses). (2) Konzeption und Entwicklung einer verteilten Infrastruktur als Basis für die agile Entwicklung der Algorithmen, Services und Demonstratoren. (3) Installation und Konfiguration der erforderlichen Infrastrukturkomponenten. (4) Einrichtung und Betrieb der Infrastrukturkomponenten zur Unterstützung einer kontinuierlichen Integration der gemeinschaftlich entwickelten Softwarekomponenten. (5) Eine zusammenfassende Gesamtkonzeption der Moby Dex-Plattform, der API und der angeschlossener Drittsysteme.
end: 33
has part: Initiale und kontinuierliche Anforderungserhebung
has part: Konzeption und Entwicklung einer verteilten Infrastruktur
has part: Installation und Konfiguration Infrastrukturkomponenten
has part: Einrichtung und Betrieb der Infrastrukturkomponenten
has part: Gesamtkonzeption
index: 2
load: UL
start: 1

Initiale und kontinuierliche Anforderungserhebung
has part: Organisation und Durchführung einer Workshopsserie mit assoz. Partnern, Mobilitätsdienstleistern und Mittelständlern zur Entwicklung relevanter BMM-UC-Szenarien
has part: Initiale und fortgesetzte Erhebung von BMM-Anforderungen bei Unternehmen
has part: Initiale und fortgesetzte Erhebung von Anforderungen bei Mobilitätsdienstleistern
has part: Initiale und fortgesetzte Erhebung von Anforderung (insbes. zur Angebotsverarbeitung)
has part: Initiale und fortgesetzte Erhebung von Anforderung (insbes. zur Globalanalyse)
has part: Initiale und fortgesetzte Erhebung von Anforderung (insbes. Mobilitätsdatenanalyse)
has part: Initiale und fortgesetzte Erhebung von Anforderungen (insbes. zur Verschneidung des Mobilitätsindizes mit dem RegioStar-Datensatz)
has part: Initiale und fortgesetzte Erhebung von Anforderung (insbes. Wissensgraphplattform)
has part: Initiale und fortgesetzt Erhebung von Anforderungen (insbes. zur Erweiterung des Weißflächenkartierungs-Tools zur Unterstützung von infrastrukturplanerischen Maßnahmen)
has part: Initiale und fortgesetzt Erhebung von Anforderungen (insbes. bezüglich der finalen API)
index: 1

Organisation und Durchführung einer Workshopsserie mit assoz. Partnern, Mobilitätsdienstleistern und Mittelständlern zur Entwicklung relevanter BMM-UC-Szenarien
type: Task
index: 1

index: 1
partner: MISSING
pms: 0.5

Initiale und fortgesetzte Erhebung von BMM-Anforderungen bei Unternehmen
type: Task
index: 2

index: 1
partner: CAS
pms: 4

Initiale und fortgesetzte Erhebung von Anforderungen bei Mobilitätsdienstleistern
type: Task
index: 3

index: 1
partner: CAS
pms: 2

Initiale und fortgesetzte Erhebung von Anforderung (insbes. zur Angebotsverarbeitung)
type: Task
index: 4

index: 1
partner: UDE
pms: 1.5

Initiale und fortgesetzte Erhebung von Anforderung (insbes. zur Globalanalyse)
type: Task
index: 5

index: 1
partner: LOC
pms: 1.5

Initiale und fortgesetzte Erhebung von Anforderung (insbes. Mobilitätsdatenanalyse)
type: Task
index: 6

index: 1
partner: USI
pms: 1.5

Initiale und fortgesetzte Erhebung von Anforderungen (insbes. zur Verschneidung des Mobilitätsindizes mit dem RegioStar-Datensatz)
type: Task
index: 7

index: 1
partner: CISS
pms: 1.5

Initiale und fortgesetzte Erhebung von Anforderung (insbes. Wissensgraphplattform)
type: Task
index: 8

index: 1
partner: UL
pms: 3

Initiale und fortgesetzt Erhebung von Anforderungen (insbes. zur Erweiterung des Weißflächenkartierungs-Tools zur Unterstützung von infrastrukturplanerischen Maßnahmen)
type: Task
index: 9

index: 1
partner: CISS
pms: 1.5

Initiale und fortgesetzt Erhebung von Anforderungen (insbes. bezüglich der finalen API)
type: Task
index: 10

index: 1
partner: CISS
pms: 1

Konzeption und Entwicklung einer verteilten Infrastruktur
has part: Konzeption für verteiltes Deployment und Orchestrierung der Moby Dex-Visualisierungskomponenten
has part: Konzeption der lokalen Infrastruktur für die Umsetzung der Angebotsverarbeitung
has part: Konzeption der lokalen Infrastruktur für die Umsetzung der Globalanalyse
has part: Konzeption der lokalen Infrastruktur für die Umsetzung der Mobilitätsbedarfsanalyse
has part: Konzeption der lokalen Infrastruktur für die Umsetzung der Moby Dex-API
has part: Konzeption der lokalen Infrastruktur für die Umsetzung der Wissensgraphplattform
index: 2

Konzeption für verteiltes Deployment und Orchestrierung der Moby Dex-Visualisierungskomponenten
type: Task
index: 1

index: 1
partner: YM
pms: 1

Konzeption der lokalen Infrastruktur für die Umsetzung der Angebotsverarbeitung
type: Task
index: 2

index: 1
partner: UDE
pms: 0.5

Konzeption der lokalen Infrastruktur für die Umsetzung der Globalanalyse
type: Task
index: 3

index: 1
partner: LOC
pms: 0.5

Konzeption der lokalen Infrastruktur für die Umsetzung der Mobilitätsbedarfsanalyse
type: Task
index: 4

index: 1
partner: USI
pms: 0.5

Konzeption der lokalen Infrastruktur für die Umsetzung der Moby Dex-API
type: Task
index: 5

index: 1
partner: CISS
pms: 1

Konzeption der lokalen Infrastruktur für die Umsetzung der Wissensgraphplattform
type: Task
index: 6

index: 1
partner: UL
pms: 3

Installation und Konfiguration Infrastrukturkomponenten
has part: Konfiguration der lokalen Infrastruktur für die Angebotsanalyse
has part: Konfiguration der lokalen Infrastruktur für die Globalanalyse
has part: Konfiguration der lokalen Infrastruktur für die Mobilitätsbedarfsanalyse
has part: Konfiguration der lokalen Infrastruktur für die Wissensgraphplattform
index: 3

Konfiguration der lokalen Infrastruktur für die Angebotsanalyse
type: Task
index: 1

index: 1
partner: UDE
pms: 0.5

Konfiguration der lokalen Infrastruktur für die Globalanalyse
type: Task
index: 2

index: 1
partner: LOC
pms: 0.5

Konfiguration der lokalen Infrastruktur für die Mobilitätsbedarfsanalyse
type: Task
index: 3

index: 1
partner: USI
pms: 0.5

Konfiguration der lokalen Infrastruktur für die Wissensgraphplattform
type: Task
index: 4

index: 1
partner: UL
pms: 3

Einrichtung und Betrieb der Infrastrukturkomponenten
has part: Betrieb der lokalen Infrastuktur für die Angebotsanalyse über den Projektverlauf
has part: Betrieb der lokalen Infrastuktur für die Globalanalyse über den Projektverlauf
has part: Betrieb der lokalen Infrastuktur für die Mobilitätsbedarfsanalyse über den Projektverlauf
has part: Betrieb der lokalen Infrastruktur für die Wissensgraphplattform
index: 4

Betrieb der lokalen Infrastuktur für die Angebotsanalyse über den Projektverlauf
type: Task
index: 1

index: 1
partner: UDE
pms: 1

Betrieb der lokalen Infrastuktur für die Globalanalyse über den Projektverlauf
type: Task
index: 2

index: 1
partner: LOC
pms: 1

Betrieb der lokalen Infrastuktur für die Mobilitätsbedarfsanalyse über den Projektverlauf
type: Task
index: 3

index: 1
partner: USI
pms: 1

Betrieb der lokalen Infrastruktur für die Wissensgraphplattform
type: Task
index: 4

index: 1
partner: UL
pms: 6

Gesamtkonzeption
has part: Grobkonzeption für System-Anbindung (xRM, CRM, ERP) - Interaktionen und Prozesse
has part: Initiale Spezifikation benötigter Interfaces und Services für Drittsysteme
has part: Iterative Verfeinerung und Anpassung der Grobkonzeption
has part: Konzeption drittsystemintegrierte Visualisierungen und -analysen
has part: Akquise und Integration von Unternehmensstandortdaten -kennzahlen
has part: Konzeption der Systemkomponenten für die Angebotsverarbeitung
has part: Konzeption der Komponenten und Schnittstellen für die Globalanalyse
has part: Konzeption der Komponenten und Schnittstellen für die Mobilitätsbedarfsanalyse
has part: Grobkonzeption der Entwicklungsschritte zur Verschneidung der Moby Dex-Indizes mit dem RegioStar-Datensatz
has part: Grobkonzeption der notwendigen Anpassungen am WFK-Tool entsprechend der Anforderungen und des Use-Cases.
has part: Konzeption der Komponenten und Schnittstellen für die Wissensgraphmanagementplatform
index: 5

Grobkonzeption für System-Anbindung (xRM, CRM, ERP) - Interaktionen und Prozesse
type: Task
index: 1

index: 1
partner: CAS
pms: 0.5

Initiale Spezifikation benötigter Interfaces und Services für Drittsysteme
type: Task
index: 2

index: 1
partner: YM
pms: 0.5

Iterative Verfeinerung und Anpassung der Grobkonzeption
type: Task
index: 3

index: 1
partner: CAS
pms: 0.5

index: 2
partner: YM
pms: 0.5

Konzeption drittsystemintegrierte Visualisierungen und -analysen
type: Task
index: 4

index: 1
partner: YM
pms: 1

Akquise und Integration von Unternehmensstandortdaten -kennzahlen
type: Task
index: 5

index: 1
partner: YM
pms: 1

Konzeption der Systemkomponenten für die Angebotsverarbeitung
type: Task
index: 6

index: 1
partner: UDE
pms: 1.5

Konzeption der Komponenten und Schnittstellen für die Globalanalyse
type: Task
index: 7

index: 1
partner: LOC
pms: 1.5

Konzeption der Komponenten und Schnittstellen für die Mobilitätsbedarfsanalyse
type: Task
index: 8

index: 1
partner: USI
pms: 1.5

Grobkonzeption der Entwicklungsschritte zur Verschneidung der Moby Dex-Indizes mit dem RegioStar-Datensatz
type: Task
index: 9

index: 1
partner: CISS
pms: 0.5

Grobkonzeption der notwendigen Anpassungen am WFK-Tool entsprechend der Anforderungen und des Use-Cases.
type: Task
index: 10

index: 1
partner: CISS
pms: 0.5

Konzeption der Komponenten und Schnittstellen für die Wissensgraphmanagementplatform
type: Task
index: 11

index: 1
partner: USI
pms: 3

Projektmanagement, Koordination
type: Workpackage
comment: Ziel des AP 1 ist die Leitung, Koordination des Gesamtprojekts und umfasst (1) die Bereitstellung von Workspaces, agilen Boards, Materialien und Hilfsmitteln (2) die Organisation Vor- und Nachbereitung von Abstimmungen und Treffen, (3) Monitoring des Fortschritts und Erstellung und Aktualisierung der Projekt-Roadmap sowie Überwachung fristgerechter Lieferungen, Meilensteine, Berichte; (4) Koordination und Begleitung projektexterner Aktivitäten, In- teraktion mit Projektträger, Fördergeber und weiteren Stakeholdern;
end: 36
has part: Projekt-Setup
has part: Projekt-Kommunikation intern
has part: Projekt-Roadmap und Monitoring
has part: Koordination und Begleitung projektexterner Aktivitäten
index: 1
lead: CAS
start: 1

Projekt-Setup
has part: Bereitstellung kollaborativer Workspaces, Mail, Chat, Templates
has part: Setup verteilter SCRUM-Entwicklungsteams
has part: Bereitstellung der lokalen Entwicklungsinfrastruktur
has part: Bereitstellung eines Servers zum Test und Betrieb der Komponenten zur Angebotsanalyse
has part: Bereitstellung einer Projekt-Webseite
has part: Bereitstellung der Moby Dex Serverumgebung
index: 1

Bereitstellung kollaborativer Workspaces, Mail, Chat, Templates
type: Task
index: 1

index: 1
partner: CAS
pms: 0.5

Setup verteilter SCRUM-Entwicklungsteams
type: Task
index: 2

index: 1
partner: YM
pms: 0.25

Bereitstellung der lokalen Entwicklungsinfrastruktur
type: Task
index: 3

index: 1
partner: LOC
pms: 0.5

Bereitstellung eines Servers zum Test und Betrieb der Komponenten zur Angebotsanalyse
type: Task
index: 4

index: 1
partner: UDE
pms: 0.5

Bereitstellung einer Projekt-Webseite
type: Task
has partner: UDE
index: 5

index: 1
partner: CISS
pms: 0.25

index: 2
partner: YM
pms: 0.25

Bereitstellung der Moby Dex Serverumgebung
type: Task
index: 6

index: 1
partner: UL
pms: 0.5

Projekt-Kommunikation intern
has part: Interne Berichterstattung und Dokumentation
has part: Organisation, Durchführung, Vor- und -nachbereitung von Abstimmungen
has part: Organisation, Durchführung, Vor- und -nachbereitung von Treffen
has part: Verteilte SCRUM-Organisation
has part: Integration und Einbindung assoziierter Partner
has part: Vorbereitung und Teilnahme an Besprechungen
index: 2

Interne Berichterstattung und Dokumentation
type: Task
index: 1

index: 1
partner: CISS
pms: 0.5

Organisation, Durchführung, Vor- und -nachbereitung von Abstimmungen
type: Task
index: 2

index: 1
partner: CAS
pms: 1

Organisation, Durchführung, Vor- und -nachbereitung von Treffen
type: Task
index: 3

index: 1
partner: CAS
pms: 1

Verteilte SCRUM-Organisation
type: Task
index: 4

index: 1
partner: YM
pms: 0.5

Integration und Einbindung assoziierter Partner
type: Task
index: 5

index: 1
partner: YM
pms: 1.5

Vorbereitung und Teilnahme an Besprechungen
type: Task
index: 6

index: 1
partner: LOC
pms: 1

index: 2
partner: UDE
pms: 1

index: 3
partner: CISS
pms: 1

index: 4
partner: USI
pms: 1

index: 5
partner: UL
pms: 1

Projekt-Roadmap und Monitoring
has part: Initiale Erstellung und Aktualisierung einer Projekt-Roadmap
has part: Kontinuierliches Monitoring des Projektfortschritts und Berichtswesens
has part: AP-Lead AP 6 - interne Abstimmungen, Treffen, Lieferungen, Demo-Releases
has part: AP-Lead AP 5 – interne Abstimmungen, Treffen, Lieferungen, Demo-Releases
has part: AP-Lead AP 2 – interne Abstimmungen, Treffen, Lieferungen
has part: AP-Lead AP 3 – interne Abstimmungen, Treffen, Lieferungen
has part: AP-Lead AP 4 – interne Abstimmungen, Treffen, Lieferungen
has part: UC- Lead Globalanalyse – interne Abstimmungen, Treffen, Lieferungen
has part: AP-Lead AP7 – interne Abstimmungen, Treffen, Lieferungen
index: 3

Initiale Erstellung und Aktualisierung einer Projekt-Roadmap
type: Task
index: 1

index: 1
partner: CAS
pms: 0.5

Kontinuierliches Monitoring des Projektfortschritts und Berichtswesens
type: Task
index: 2

index: 1
partner: CAS
pms: 1

AP-Lead AP 6 - interne Abstimmungen, Treffen, Lieferungen, Demo-Releases
type: Task
index: 3

index: 1
partner: CAS
pms: 1

AP-Lead AP 5 – interne Abstimmungen, Treffen, Lieferungen, Demo-Releases
type: Task
index: 4

index: 1
partner: YM
pms: 1

AP-Lead AP 2 – interne Abstimmungen, Treffen, Lieferungen
type: Task
index: 5

index: 1
partner: UL
pms: 1

AP-Lead AP 3 – interne Abstimmungen, Treffen, Lieferungen
type: Task
index: 6

index: 1
partner: UDE
pms: 1

AP-Lead AP 4 – interne Abstimmungen, Treffen, Lieferungen
type: Task
index: 7

index: 1
partner: USI
pms: 1

UC- Lead Globalanalyse – interne Abstimmungen, Treffen, Lieferungen
type: Task
index: 8

index: 1
partner: LOC
pms: 1

AP-Lead AP7 – interne Abstimmungen, Treffen, Lieferungen
type: Task
index: 9

index: 1
partner: CISS
pms: 1

Koordination und Begleitung projektexterner Aktivitäten
has part: Koordination Mitwirkung Begleitforschung
has part: Koordination der Vernetzung mit weiteren mFUND-Projekten
has part: Vernetzung mit weiteren Stakeholdern im Ruhrgebiet
index: 4

Koordination Mitwirkung Begleitforschung
type: Task
index: 1

index: 1
partner: CAS
pms: 0.5

Koordination der Vernetzung mit weiteren mFUND-Projekten
type: Task
index: 2

index: 1
partner: CAS
pms: 0.5

Vernetzung mit weiteren Stakeholdern im Ruhrgebiet
type: Task
index: 3

index: 1
partner: LOC
pms: 0.5

index: 2
partner: UDE
pms: 0.5

index: 3
partner: USI
pms: 0.5

index: 4
partner: UL
pms: 0.5

CAS
type: Partner
comment: CAS Software AG

YM
type: Partner
comment: YellowMap AG

CISS
type: Partner
comment: CISS TDI GmbH

USI
type: Partner
comment: Urban Software Institute GmbH

LOC
type: Partner
comment: LocosLab GmbH

UL
type: Partner
comment: Universität Leipzig

UDE
type: Partner
comment: Universität Duisburg-Essen